\section{Lessons Learned}
\label{sec:lessons}

- Dividir entre positivo e negativo (interação com profissionais de diferentes áreas)
 * arquitetura ficou mais complexa do que o necessário devido à exigência de utilização do colab (gamificação)
 * incapacidade do governo de continuar mantendo (mesmo com documentação e automação)
 * automação/DevOps
 * processo PMBok do Governo versus Ageis/SL do LAPPIS
 * Atores da comunidade SL no projeto
 * Gestão dos recursos: Fizemos mais por menos (2.6M de 3.2M)
 * Impacto nos alunos (pós projeto)
 * como trabalhar com alunos (tempo parcial etc)
